Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam

https://scem.gov.vn

Nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động sau nhiều lần chậm tiến độ

Sau nhiều lần chậm tiến độ, nhà máy đốt rác phát điện tại bãi rác Nam Sơn (H.Sóc Sơn, Hà Nội) đã chốt ngày chính thức hoạt động vào ngày 20/1. 
Bãi rác Nam Sơn đã quá tải nhiều năm nhưng vẫn phải tiếp nhận xử lý chôn lấp hàng nghìn tấn chất thải mỗi ngày

Bãi rác Nam Sơn đã quá tải nhiều năm nhưng vẫn phải tiếp nhận xử lý chôn lấp hàng nghìn tấn chất thải mỗi ngày

Theo quyết định chấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND TP.Hà Nội, Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) trên địa bàn H.Sóc Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20.1.

Cụ thể, tiến độ vận hành nhà máy được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, ngày 20.1, lò đốt số 3 sẽ đốt rác với công suất 800 tấn/ngày, rác tiếp nhận vào nhà máy 1.000 tấn/ngày. Tổ máy số 2 phát điện công suất 15 MW.

Giai đoạn 2, ngày 20.2, lò đốt số 2 và số 4 sẽ đốt rác với công suất 800 tấn/lò/ngày; khối lượng rác tiếp nhận vào nhà máy là 3.000 tấn/ngày. Tổ máy số 1 phát điện. Công suất phát của cả 2 tổ máy 1 và 2 là 45 MW.

Giai đoạn 3, ngày 25.3, lò đốt số 1 và số 5 sẽ đốt rác với công suất 800 tấn/lò/ngày; khối lượng rác tiếp nhận vào nhà máy là 5.000 tấn/ngày. Tổ máy số 3 phát điện. Tổng công suất phát điện của 3 tổ máy 1, 2 và 3 là 75 MW.

Sau khi hoàn thiện cả 3 giai đoạn, tổng công suất tiếp nhận, xử lý rác thải của Nhà máy điện rác Sóc Sơn là 5.000 tấn/ngày. Mức công suất này lớn hơn so với chủ trương đầu tư ban đầu.

Theo báo cáo của chủ đầu tư là Công ty CP năng lượng môi trường Thiên Ý, Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã được Cục Giám định xây dựng (Bộ Xây dựng) kiểm tra, nghiệm thu lần 2 vào tháng 4.2021. Chủ đầu tư đã báo cáo Cục Giám định xây dựng về việc nhà máy sẽ vận hành 3 giai đoạn và xin phép chia dự án theo giai đoạn để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu.

Trước đó, ngày 8.10.2021, dự án đã được nghiệm thu, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, đã nhận được sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại…

Bãi rác Nam Sơn đã quá tải nhiều năm nhưng vẫn phải tiếp nhận xử lý chôn lấp hàng nghìn tấn chất thải mỗi ngày

Theo tìm hiểu, dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng bằng vốn nước ngoài. Chủ đầu tư là Công ty CP môi trường năng lượng Thiên Ý, Tổng thầu MCC (Trung Quốc) thực hiện.

Dự án được UBND TP.Hà Nội chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2017, do nhà đầu tư nước ngoài thi công và vận hành. Đây được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam (lớn thứ hai thế giới) với công suất xử lý 4.000 tấn rác khô (tương đương gần 5.500 tấn rác ướt) mỗi ngày. Hiện, nhà máy sản xuất điện từ rác thải lớn nhất thế giới với công suất đốt 5.000 tấn mỗi ngày, được xây dựng tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trong buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hà Nội vào cuối tháng 12.2019, Công ty CP năng lượng môi trường Thiên Ý cam kết sẽ hoàn thành dự án vào tháng 8.2020; vận hành chính thức đốt rác phát điện vào đúng dịp tháng 10.2020. Tuy nhiên, tiến độ thi công không đảm bảo nên đã lùi thời điểm đưa vào hoạt động chính thức.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, sau khi kiểm tra, lãnh đạo TP.Hà Nội đã nhắc nhở dự án này chậm tiến độ nhiều lần, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tăng cường nhân lực, vật lực, gấp rút triển khai thi công các hạng mục dự án. Chậm nhất ngày 1.5.2021, đơn vị phải đưa nhà máy vào hoạt động nhưng vẫn không kịp tiến độ.

Trong khi đó, bãi rác Nam Sơn hiện đã quá tải nhưng vẫn phải mở cửa tiếp nhận hàng nghìn tấn rác/ngày. Theo thống kê của TP.Hà Nội, mỗi ngày toàn thành phố có khoảng 6.000 tấn rác thải sinh hoạt.

Nguồn tin: thanhnien.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây